رفع مشکل تامین آب نیروگاه لرستان؛ به‌زودی

کد خبر: ۱۴۰۲۵۳

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۰

تهران (پانا) - مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر مشکل تامین آب پروژه ساخت نیروگاه کلاس اف لرستان، گفت هم اکنون یافتن چاه با استعداد آبدهی کافی در دستور کار است.

به گزارش وزارت نیرو، علیرضا نصرالهی گفت: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به عنوان متولی ساخت نیروگاه‌های حرارتی دولتی در چارچوب وظایف محوله، به منظور ایجاد پایداری شبکه برق در منطقه غرب و جنوب غرب کشور احداث «نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس اف لرستان» را در دستور کار دارد.

وی با تاکید بر اینکه این طرح ملی با توجه به جغرافیا، منابع استان و مزیت‌های نسبی منطقه، پیشروی استان لرستان را در مسیر توسعه پایدار و رشد متوازن تسهیل می‌کند، ادامه داد: تثبیت اشتغال، اشتغال‌زایی و نیز رونق تولید از نتایج بهره‌برداری این پروژه ملی است؛ بدین منظور شرکت برق حرارتی با تأمین نقدینگی و به‌منظور تسریع در زمان عملیات ساخت نیروگاه اقدام به آماده‌سازی و تأمین زیرساخت‌های لازم پیش از ورود پیمانکار اصلی کرده است.

به گفته نصرالهی در همین راستا تاکنون اقداماتی از قبیل تملک ۵۰ هکتار زمین جهت ساختگاه نیروگاه به ارزش تقریبی ۸۵ میلیارد ریال و رفع بیش از ۴۰ معارض، تملک قانونی ۱.۶ هکتار زمین جهت جاده دسترسی نیروگاه با هزینه تقریبی ۲۳ میلیارد ریال و رفع حدود ۱۳ معارض، دریافت مجوز تخصیص سوخت از کمیته سوخت و خوراک به میزان ۷۶.۲ هزار مترمکعب در ساعت، انجام مطالعات شبکه و اخذ مجوز اتصال به شبکه و ورود و خروج خط ۴۰۰ کیلوولت مهر-گتوند در پست بلافصل نیروگاه انجام شده است.

مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی ادامه داد: دریافت مجوز زیست محیطی از سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، اقدام برای اخذ مجوز پیوست سلامت از وزارت بهداشت بعنوان اولین طرح نیروگاهی دولتی در مراحل انتهایی، اخذ تمامی مجوزهای اولیه استانی (میراث فرهنگی، پدافند غیرعامل، سازمان صنایع و …)، عقد قرارداد با شرکت گاز استان و پرداخت حق اشتراک گاز به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال، شناسایی نقطه انشعاب، تهیه اسناد مناقصه جهت واگذاری عملیات احداث خط اختصاصی گازرسانی به پیمانکار واجد صلاحیت و اجرای عملیات احداث جاده با هزینه بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال توسط پیمانکار موردتایید اداره راه استان و جذب نیروی بومی از دیگر اقداماتی است که تاکنون در این نیروگاه انجام شده است.