شمارش معکوس برای تولید از سکوی فاز ١٧ پارس جنوبی آغاز شد

تولید گاز با انجام عملیات راه اندازی سکوی فاز ١٧ پارس جنوبی از سوی شرکت تاسیسات دریایی، تا چند روز آینده به مرز ٥٠٠ میلیون فوت مکعب در روز خواهد رسید.

کد خبر: ۲۱۴۴۹

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۶

هومن لهراسبی مدیر پروژه فاز ١٧ پارس جنوبی در شرکت تاسیسات دریایی با بیان این‌که تمام مسیرهای حیاتی و ضروری برای انتقال گاز در سکو بازرسی شده است، گفت: با آغاز عملیات راه‌اندازی این سکو در چند روز آینده، تولید حداقل ٤٠٠ میلیون فوت مکعب در روز از سکوی فاز ١٧ پارس جنوبی آغاز خواهد شد که می‌بایست به بیش از ٥٠٠ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در آینده نزدیک برسد.لهراسبی همچنین افزود: با توجه به این‌که سکوی فاز ١٨ در ابتدای زمان راه اندازی از فشار گاز مناسبی برخوردار بوده است؛ بنابراین امیدواریم شاهد تولید مناسب گاز سکو از محل فاز ١٧ نیز باشیم.وی همچنین تصریح کرد: ظرفیت طراحی این سکو، تولید بیش از ٥٠٠ میلیون فوت مکعب است و براساس قرارداد، باید ٢١ روز از مجموع ٢٨ روز تولید از سکوی فاز ١٧، ظرفیت تولیدی آن به بیش از ٥٠٠ میلیون فوت مکعب رسیده و ثابت شود
به گفته وی درحال حاضر گاز شیرین مورد نیاز برای انجام عملیات راه‌اندازی از خشکی با فشار ٥٧ بار به سکو منتقل شده است که چند روز آینده و تا پیش از زمان استارتاپ این فشار به منظور نشت گیری بخشهای مختلف خطوط داخل سکو به میزان مورد نیاز برای راه‌اندازی خواهد رسید.به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، سکوی فاز ١٧ پارس جنوبی از سال ٩١ تا زمان نصب که بیشتر از یکسال به طول انجامید، روزهای پرتلاطم زیادی را برروی موجهای دریای خلیج فارس تجربه کرده است.در آذرماه سال ٩١ ( دولت دهم) باوجود نیمه کاره بودن سکو از یک طرف و همچنین نیاز به ادامه عملیات حفاری در منطقه از سوی دیگر، انتقال و نصب سکوی فاز ١٧ به دریا انجام شد که هشدارها و مذاکرات تیم کارشناسی و مدیران تاسیسات دریایی مبنی بر صدماتی که ممکن است به سکوی نیمه کاره ازنظر فیزیکی و مالی وارد شود، موثر واقع نشد.پس از بارگیری، از آنجا که ریگ حفاری منطقه را ترک نکرده بود، سکوی فاز١٧ سه ماه در اروند بر روی بارج معطل پایان یافتن عملیات حفاری بود،‌ حتی پس از نصب سکو به مدت یکسال،‌ ریگ حفاری مشغول تکمیل عملیات بود که این موضوع خسارات زیادی به تجهیزات و خطوط لوله کشی، شیرآلات، ‌ادوات ‌ابزار دقیق و غیره وارد کرد.

با اینحال باوجود تلاش دست‌اندرکاران پروژه و‌ با وجود همه چالشها، کارفرما اجازه داد از تیرماه امسال به مدت دوماه سکو مراحل پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی را طی کند که خوشبختانه طبق تعهد انجام شده، این مهم صورت گرفت.