پیشرفت ۵ درصدی قطار حومه‌ای هشتگرد در ۸ ماه

در حالی قطار حومه‌ای هشتگرد خردادماه امسال ۷۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که پس از گذشت بیش از ۸ ماه پیشرفت این پروژه به ۸۲ درصد رسیده است، یعنی ماهانه ۶۲ صدم درصد.

کد خبر: ۲۷۰۲۴

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۲

اوایل خردادماه امسال شرکت عمران شهرهای جدید ایران با اشاره به این‌که هشتگرد، پرند، بهارستان، فولادشهر و گلبهار از جمله شهرهای جدیدی هستند که دارای طرح و اجرای قطار برقی حومه ای هستند، اعلام کرده بود: پیشرفت کل طرح قطار شهری هشتگرد که متصل به ایستگاه گلشهر کرج و در مترو خط 5 تهران قرار گرفته است، حدود 77 درصد است و در سال جاری این طرح افتتاح خواهد شد.

این در حالی بود که توکلی مدیرکل دفتر حمل‌ونقل و ترافیک عمران شهرهای جدید اواسط دیماه امسال از راه‌اندازی نخستین قطار برقی شهرهای جدید کشور در هشتگرد در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال آینده (95) خبر داد.

وی با بیان این‌که تاکنون 17 کیلومتر از این مسیر مسیر 25 کیلومتری قطار برقی هشتگرد ریل‌گذاری شده است افزود: حدود 300 میلیارد تومان برای ساخت این قطار برقی هزینه شده و نزدیک به 260 میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آن نیاز است. همچنین بخش زیادی از مسیر تملک و بازگشایی شده است ، اما انتقال این خط ریلی از زیر زمین به روی سطح زمین و همچنین کمبود اعتبارات دلایل بسیار مهمی برای کندی در روند پیشبرد پروژه به شمار می‌روند.

وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 82 درصد اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون بحث زیرسازی و ریل‌گذاری تاحد زیادی انجام شده و بیشتر بحث تأمین تأسیسات آن باقی مانده است که امیدواریم با تأمین به موقع اعتبارات این مراحل نیز به سرعت انجام شده و افتتاح این قطار را تا پایان سال آینده ممکن سازد.

منبع:تسنیم