علت عقب ماندگی پروژه‌های برقی

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران گفت: با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های صنعت برق زمان بر هستند بسیاری از پروژه‌های این صنعت به ویژه در تهران به دلیل فشردگی، قیمت بالای زمین، عدم نقدیندگی و تحریم‌ها با بیش از 8 سال تاخیر روبه‌رو شده‌اند.

کد خبر: ۳۴۸۰۸

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۱

غلامرضا خوش‌خلق -مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران- با بیان اینکه نمی‌توان معیار دقیقی برای اجرای پروژه‌های برق در نظر گرفت، گفت: در حال حاضر یک پروژه بین فاصله استان مرکزی و تهران در یک خط 400 کیلوولتی چندین سال است که متوقف مانده است ودلیل آن‌ معارضینی است که در این طرح قرار دارند و موانعی برای ایجاد پروژه ایجاد می‌کنند.
به گفته وی، برای اجرای پروژه های برقی علاوه بر اخذ مجوز های حفاری که خود سلسله مراتب طولانی دارد باید به منتقدان نیز پاسخ داده شود. بنابراین تعداد پروژه های متوقفی که در تهران وجود دارد به دلیل این مسئله و گران بودن زمین زیاد است.

مدیرعامل برق منطقه ای تهران با بیان اینکه ممکن است شهرداری برای ایجاد یک حفاری کوچک در تهران تا مدت ها مجوز ندهد گفت: با این وجود علی‌رغم مشکلات نقدینگی تا کنون برق مردم را تامین کرده و اجازه ندادیم مشکلی در این زمینه ایجاد شود.

وی یکی دیگر از عواملی که موجب عقب ماندگی پروژه‌ها می شود تحریم‌ها دانست و افزود: به دلیل اینکه برخی از تجهیزات باید از خارج وارد می‌شد بسیاری از پروژه ها همچون پست شهید فیروزی متوقف مانده بود.

خوش‌خلق در خصوص میزان سرمایه گذاری‌ها در دوران پسابرجام گفت: تا کنون تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی و آسیایی همچون ژاپن، کره، آلمان و ایتالیا به ایران آمدند که در همین زمینه صورت گرفت.

وی تصریح کرد به طور کلی ما به دنبال این هستیم که با ارتقاء تکنولوژی و با مشارکت مهندسان ایرانی صنعت برق را ارتقاء دهیم. وی یکی از نیازهای فعلی صنعت برق کشور را ارتقاء پست GIS دانست و افزود: فناوری این پست در ژاپن و آلمان بسیار بالا ست و با توجه به اینکه این فناوری از نظر فنی بالا است ما نیاز داریم که فناوری انرا از کشور های دیگر وارد کنیم.

مدیرعامل برق منطقه ای تهران با بیان اینکه در حال حاضر به دنبال قرارداد با شرکت های سازنده این تکنولوژی هستیم گفت: در حال حاضر مناقصه برگزار و اسناد در حال بررسی است که بعد از بازگشایی برنده مناقصه اعلام می‌شود.